# Zmiana lokalizacji

Data rozpoczecia projektu: Wto, 03-04-01
Data zakonczenia projektu: Czw, 03-06-12

##

## Kto wykonuje co

Zasoby i przydzialy | Rozp. | Zak. | Praca
--- | --- | --- | ---
Nieprzydzielony | Wto, 03-04-01 | Czw, 03-06-12 | 0 godz.
Start | Wto, 03-04-01 | Wto, 03-04-01 | 0 godz.
Wybór lokalu | Pia, 03-04-18 | Pia, 03-04-18 | 0 godz.
Koniec | Czw, 03-06-12 | Czw, 03-06-12 | 0 godz.
Przygotowanie raportu 1 | Pia, 03-04-04 | Pia, 03-04-04 | 0 godz.
Przygotowanie raportu 2 | Pia, 03-04-11 | Pia, 03-04-11 | 0 godz.
Przygotowanie raportu 3 | Pia, 03-04-18 | Pia, 03-04-18 | 0 godz.
Przygotowanie raportu 4 | Pia, 03-04-25 | Pia, 03-04-25 | 0 godz.
Przygotowanie raportu 5 | Pia, 03-05-02 | Pia, 03-05-02 | 0 godz.
Przygotowanie raportu 6 | Pia, 03-05-09 | Pia, 03-05-09 | 0 godz.
Przygotowanie raportu 7 | Pia, 03-05-16 | Pia, 03-05-16 | 0 godz.
Przygotowanie raportu 8 | Pia, 03-05-23 | Pia, 03-05-23 | 0 godz.
Przygotowanie raportu 9 | Pia, 03-05-30 | Pia, 03-05-30 | 0 godz.
Prezes | Wto, 03-04-01 | Czw, 03-06-05 | 27 godz.
Okreslenie potrzeb | Wto, 03-04-01 | Wto, 03-04-01 | 8 godz.
Definiowanie kryteriów oceny | Sro, 03-04-02 | Sro, 03-04-02 | 4 godz.
Podpisanie umowy | Pon, 03-04-28 | Pon, 03-04-28 | 2 godz.
Wypowiedzenie umowy | Pon, 03-04-28 | Pon, 03-04-28 | 1 godz.
Zdanie lokalu | Sro, 03-06-04 | Czw, 03-06-05 | 4 godz.
Odebranie lokalu | Sob, 03-05-31 | Pon, 03-06-02 | 8 godz.
Asystentka prezesa | Wto, 03-04-01 | Czw, 03-06-05 | 73,2 godz.
Okreslenie potrzeb | Wto, 03-04-01 | Wto, 03-04-01 | 8 godz.
Definiowanie kryteriów oceny | Sro, 03-04-02 | Sro, 03-04-02 | 4 godz.
Wpisywanie zgloszonych ofert | Pia, 03-04-11 | Pia, 03-04-11 | 8 godz.
Przypisywanie ocen | Sro, 03-04-16 | Czw, 03-04-17 | 8 godz.
Zdanie lokalu | Sro, 03-06-04 | Czw, 03-06-05 | 4 godz.
Ustalenie terminu przeprowadzki | Pon, 03-04-28 | Pon, 03-04-28 | 4 godz.
Aranzacja wnetrz | Pon, 03-04-28 | Pia, 03-05-30 | 37,2 godz.
Grafik | Sro, 03-04-02 | Sro, 03-04-02 | 4 godz.
Przygotowanie ogloszenia | Sro, 03-04-02 | Sro, 03-04-02 | 4 godz.
Administrator budynku | Wto, 03-04-01 | Czw, 03-06-05 | 97,2 godz.
Okreslenie potrzeb | Wto, 03-04-01 | Wto, 03-04-01 | 8 godz.
Definiowanie kryteriów oceny | Sro, 03-04-02 | Sro, 03-04-02 | 4 godz.
Wizyty w lokalach | Pon, 03-04-14 | Sro, 03-04-16 | 24 godz.
Przypisywanie ocen | Sro, 03-04-16 | Czw, 03-04-17 | 8 godz.
Zdanie lokalu | Sro, 03-06-04 | Czw, 03-06-05 | 4 godz.
Ustalenie terminu przeprowadzki | Pon, 03-04-28 | Pon, 03-04-28 | 4 godz.
Aranzacja wnetrz | Pon, 03-04-28 | Pia, 03-05-30 | 37,2 godz.
Odebranie lokalu | Pon, 03-06-02 | Pon, 03-06-02 | 8 godz.
Sekretarka | Pon, 03-04-14 | Wto, 03-04-29 | 44 godz.
Wizyty w lokalach | Pon, 03-04-14 | Sro, 03-04-16 | 24 godz.
Spisanie i zebranie ocen | Czw, 03-04-17 | Pia, 03-04-18 | 8 godz.
Wysylanie powiadomien o decyzji | Pia, 03-04-18 | Pia, 03-04-18 | 4 godz.
Poszukiwanie srodka transportu | Pon, 03-04-28 | Wto, 03-04-29 | 8 godz.
Prawnik | Wto, 03-04-22 | Pon, 03-04-28 | 16 godz.
Opiniowanie umowy | Wto, 03-04-22 | Pon, 03-04-28 | 16 godz.
Firma architektoniczno budowlana | Pon, 03-04-28 | Pia, 03-05-30 | 186 godz.
Aranzacja wnetrz | Pon, 03-04-28 | Pia, 03-05-30 | 186 godz.
Pracownik pomocniczy | Wto, 03-06-03 | Czw, 03-06-12 | 161 godz.
Pakowanie wyposazenia | Wto, 03-06-03 | Sro, 03-06-04 | 32 godz.
Wynoszenie wyposazenia | Sro, 03-06-04 | Sro, 03-06-04 | 6 godz.
Wyladunek | Czw, 03-06-05 | Czw, 03-06-05 | 3 godz.
Rozlokowanie sprzetu | Czw, 03-06-05 | Sro, 03-06-11 | 48 godz.
Rozlokowanie wyposazenia | Czw, 03-06-05 | Sro, 03-06-11 | 48 godz.
Sprzatanie | Sro, 03-06-11 | Czw, 03-06-12 | 24 godz.
Firma transportowa | Sro, 03-06-04 | Sro, 03-06-04 | 1 godz.
Transport | Sro, 03-06-04 | Sro, 03-06-04 | 1 godz.
Informatyk | Czw, 03-06-05 | Sro, 03-06-11 | 32 godz.
Rozlokowanie sprzetu | Czw, 03-06-05 | Sro, 03-06-11 | 16 godz.
Rozlokowanie wyposazenia | Czw, 03-06-05 | Sro, 03-06-11 | 16 godz.
Elektryk | Czw, 03-06-05 | Sro, 03-06-11 | 32 godz.
Rozlokowanie sprzetu | Czw, 03-06-05 | Sro, 03-06-11 | 16 godz.
Rozlokowanie wyposazenia | Czw, 03-06-05 | Sro, 03-06-11 | 16 godz.
Komputer | Sro, 03-04-02 | Pia, 03-04-18 | 20 godz.
Przygotowanie ogloszenia | Sro, 03-04-02 | Sro, 03-04-02 | 4 godz.
Wpisywanie zgloszonych ofert | Pia, 03-04-11 | Pia, 03-04-11 | 8 godz.
Spisanie i zebranie ocen | Czw, 03-04-17 | Pia, 03-04-18 | 8 godz.
Sprzataczka | Sro, 03-06-11 | Czw, 03-06-12 | 8 godz.
Sprzatanie | Sro, 03-06-11 | Czw, 03-06-12 | 8 godz.
Samochód | Brak | Brak | 0 godz.
Paliwo | Brak | Brak | 0 litr
Modul ogloszeniowy cz-b | Czw, 03-04-10 | Czw, 03-04-10 | 3 modul
Emisja ogloszenia | Czw, 03-04-10 | Czw, 03-04-10 | 3 modul
Pojemnik | Brak | Brak | 0 sztuka
Firma przeprowadzkowa | Sro, 03-06-04 | Czw, 03-06-05 | 3,5 godz.
Zaladunek | Sro, 03-06-04 | Sro, 03-06-04 | 1,5 godz.
Wnoszenie wyposazenia | Czw, 03-06-05 | Czw, 03-06-05 | 2 godz.

##